CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://www.thanthongnhat.vn

Than Thống Nhất – TKV sơ kết SXKD tháng 4 năm 2019

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. Ngày 09/5/2019, tại Văn phòng, Công ty Than Thống Nhất – TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết SXKD tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019.
      Về dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Khiêm – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Giám đốc Công ty; đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Nguyễn Lương Bình – Bí thư ĐTN Công ty, cùng các đồng chí Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các Phòng, Trạm; các đồng chí Phó Quản đốc cơ điện các Phân xưởng trong Công ty đã về dự Hội nghị đông đủ.
 
dsc0006
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng – Trưởng Phòng Kế hoạch & QTCP đọc báo cáo

      Đồng chí Nguyễn Thái Hưng – Trưởng Phòng Kế hoạch & QTCP đã đọc Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động SXKD tháng 4, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong tháng, đồng thời nêu ra những vướng mắc còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
bang
Bảng kết quả SXKD tháng 4 năm 2019
      Tháng 4 năm 2019, Công ty thực hiện chỉ tiêu đào lò đạt 91,49%; Chống xén 90,16%; doanh thu đạt 100,99% KH tháng, còn hầu hết các chỉ tiêu khác đều thực hiện thấp kế hoạch so với kế hoạch.

      Nguyên nhân dẫn đến chỉ tiêu than nguyên khai đạt thấp

      Mặc dù trong tháng 4/2019 thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác sản xuất và chế biến than, tuy nhiên do điều kiện địa chất, vỉa lớp thay đổi phức tạp nhiều vị trí khấu gương lò chợ của các Phân xưởng cắt đá từ 0,6m ÷ 100% gương lò chợ: KT2; KT3; KT5; KT6; KT7; TK8; KT9; KT10; KT11 do đó ảnh hưởng tới sản lượng khai thác của các Phân xưởng và Công ty.

      Trong tháng 4/2019: Có 02 Phân xưởng hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu hiện vật là: ĐL1: 100,5%; ĐL2: 100,1%. Các đơn vị còn lại tuy không hoàn thành kế hoạch nhưng tỷ lệ thực hiện khá cao là: VTL2: 96,1%; PX. Cơ điện: 95,0%;  PX Ô tô: 95,2%; PX Phục vụ: 95,0%; PX Đời sống: 95,0%. Các đơn vị có tỷ lệ thực hiện thấp là: KT3: 66,6%; KT4: 64,7%; KT7: 68,8%; KT11: 66,6%; KT12: 67,7%.

      Công tác thu hồi vật tư được 268,73 trđ/KH 480,84 trđ giảm 212,11 trđ, trong đó: Các Phân xưởng thực hiện thu hồi vật tư tăng so với kế hoạch: KT2; KT5; KT7; KT12; ĐL1; VTL1; VTL2; ST; Cơ điện; TGTN. Các Phân xưởng còn lại thực hiện thu hồi vật tư giảm so với kế hoạch.

      Tỷ lệ lao động nghỉ vô lý do toàn Công ty trong tháng 4 là 4,6%, giảm sản lượng than khai thác: 8.730 tấn và giảm 39 m lò. Quản lý ngày công tốt với tỷ lệ nghỉ vô lý do thấp gồm các Phân xưởng: KT4: 1,2%; KT11: 1,8%. Tỷ lệ nghỉ vô lý do trên mức trung bình toàn Công ty gồm các Phân xưởng: KT1: 5,1%; KT3: 4,9%; KT7: 4,9%; KT9: 6,4%; KT10: 7,6%; KT12: 8,7%; ĐL2: 6,3%.


      Để thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch tháng 5/2019, Công ty đã giao kế hoạch cụ thể cho từng Phân xưởng và Công ty thực hiện kế hoạch như sau:
      - Than sản xuất: 172.500 tấn (Trong đó: Công ty sản xuất: 170.000 tấn; b/q: 6.300 tấn/ngày).
      - Mét lò đào: Mét lò đào tổng số: 1.120 m, trong đó: Mét lò CBSX: 965 m.
      - Mét lò xén: 575 m trong đó tự làm 295 m; thuê ngoài 280 m.
      - Than tiêu thụ: 168.500 tấn, trong đó:
      + Than nguyên khai giao Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: 141.000 tấn.
      + Than sạch giao Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin: 27.500 tấn.
      - Doanh thu: 167.661 trđ.
 

      Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác AT-VSLĐ và công tác PCCN. Đề nghị các Phân xưởng cần quan tâm và có các biệt pháp để phòng ngừa sự cố và các nguy cơ có thể gây ra tai nạn. Các Phân xưởng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNCB thực hiện đầy đủ các biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, làm việc đảm bảo KTCB, làm tốt công tác VSCN, làm việc đạt năng suất hiệu quả cao; Cán bộ quản lý chủ động trong công tác chỉ huy điều hành, người lao động chấp hành đầy đủ các biện pháp AT-BHLĐ. Các vị trí sản xuất phải đảm bảo an toàn mới tổ chức làm việc; Các Phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3 và các vị trí lò bỏ, lò tạm dừng sản xuất…

      Bằng các giải pháp điều hành cụ thể, sát sao, linh hoạt, CNCB Công ty Than Thống Nhất – TKV tin tưởng và quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 đã đề ra, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao./.

Tác giả bài viết: Lê Dần

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây