CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://www.thanthongnhat.vn

Khắc phục các tồn tại trong công tác thoát nước và PNBN mỏ hầm lò mùa mưa bão năm 2023

Trong các ngày từ 19/7 đến hết ngày 26/7/2023, các Ban Tập đoàn: KCM, CV, AT tổ chức kiểm tra công tác thoát nước và phòng ngừa bục nước mỏ hầm lò mùa mưa bão năm 2023 tại các đơn vị: Mạo Khê, Vàng Danh, Núi Béo, Hòn Gai, Thống Nhất theo công điện số: 256/CĐ-TTĐHSX ngày 17/7/2023. Trên cơ sở báo cáo của Ban KCM ngày 03/8/2023, nhìn chung các đơn vị đã chủ động quan tâm triển khai thực hiện công tác thoát nước và phòng ngừa bục nước mùa mưa bão năm 2023 nhưng vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác này.
Khắc phục các tồn tại trong công tác thoát nước và PNBN mỏ hầm lò mùa mưa bão năm 2023
      Theo đó, để chủ động phòng ngừa ảnh hưởng của nước mỏ, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức khắc phục cụ thể như sau:

      Công ty Than Mạo Khê

      Thường xuyên tổ chức kiểm tra mặt bằng để kịp thời san lấp các khe nứt, sụt lún trên địa hình khu vực vỉa 9CB khu Tràng Bạch III, vỉa 9b CB TBIII, vỉa 7 TBIII, Vỉa 9 CN, vỉa 9b CN... nhằm hạn chế tối đa nước mặt xâm nhập vào hầm lò; Khẩn trương hoàn thành việc thi công san lấp địa hình khu vực vỉa 9A Cánh Nam - Tràng Khê theo phương án được UBND thị xã Đông Triều phê duyệt.

      Thực hiện ngay việc bảo dưỡng các van điều tiết nước tại trạm bơm mức -150, mức -80 đảm bảo hoạt động ổn định. Sửa chữa cửa quản lý người ra/vào lò chứa nước số 1, số 2 mức -80; đồng thời rà soát lại các cửa quản lý người ra/vào các lò chứa nước tại các trạm bơm còn lại, giao cá nhân/đơn vị quản lý cụ thể.

      Rà soát lại các phai chắn nước tại các khu vực trạm bơm, các đường lò, có biện pháp tăng chiều cao các phai này lên 1,4m để nâng cao hiệu quả điều tiết nước. Thời gian hoàn thành các công việc tại mục 1.2 và 1.3 trong tháng 8/2023.

      Công ty CP Than Vàng Danh

      Triển khai san lấp mặt bằng mức +250 Cánh Gà ngay khi có Giấy phép khai thác dự án khai thác lộ vỉa 4-8A mở rộng - vỉa 5 khu Cánh Gà, để hạn chế tối đa nước ngấm vào trong hầm lò, thời gian hoàn thành trong Quý I/2024.

      Rà soát, có kế hoạch lộ trình lắp đặt đồng hồ đo kiểm soát lưu lượng nước đầu ra của trạm bơm mức -50 khu giếng Cánh Gà và các trạm bơm chính khác.

      Bổ sung bạt cách nước kết hợp với bao cát tại các phai chắn nước trạm bơm mức -50 khu Cánh Gà để nâng cao hiệu quả công tác điều tiết nước. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 8/2023.

      Đưa khối lượng khoan thăm dò PNBN đối với lò chợ CGH I-7-5 vào kế hoạch khoan thăm dò PNBN quý IV/2023 để tổ chức khoan kiểm soát nước vùng lõm đá vách của chợ CGH I-7-3 đã khai thác mức trên.

      Công ty Than Hòn Gai

      Thường xuyên kiểm tra, rà soát khu vực mặt bằng vỉa 6 Bình Minh, vỉa 12 khu Giáp Khẩu và các khu vực khác, san lấp kịp thời, khơi thông hệ thống rãnh nước tự chảy nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của nước mặt vào khu vực khai thác hầm lò.

      Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư/sửa chữa thiết bị bơm tại trạm bơm mức -160 Cao Thắng để đảm bảo nâng cao hiệu suất thiết bị bơm.

      Bổ sung phai chống ngập tại các lò nối vào trạm bơm mức -160 Giáp Khẩu. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2023.

      Công ty CP Than Núi Béo

      Đối với trạm bơm chính, trạm điện trung tâm mức -350: Bổ sung vào Phương án phòng chống ngập mỏ giải pháp thông gió cục bộ cho trạm bơm trong trường hợp xử lý sự cố ngập mỏ khi phải đóng kín các cửa chống ngập, chống cháy. Lắp đặt bổ sung tay vam siết kín cửa chống cháy, chống ngập.

      Thi công phai chắn nước tại vị trí phía trước cửa chống ngập lò nối vào trạm bơm và phai chắn nước trên lò nối vào trạm điện trung tâm. Thời gian hoàn thành các công việc trên trong tháng 8/2023.

      Công ty Than Thống Nhất

      Lắp bổ sung gioăng cao su giữa thành cửa với khung cửa chống ngập tại trạm bơm -35 bổ sung, trạm bơm mức -35 trung tâm đảm bảo độ kín. Lắp đặt bổ sung tay van siết kín cửa chống cháy, chống ngập tại trạm bơm trung tâm mức -140. Tổ chức che chắn nước dột tại vị trí trạm điện mức -140. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 8/2023.

      Có kế hoạch, lộ trình phù hợp để làm kín một số vị trí rò nước tại các bích nối đường ống đẩy mạch vòng trong hầm bơm tại trạm bơm Trung tâm mức -140, hoàn thành trong quý I/2024.

      Đẩy nhanh tiến độ cải tạo hệ thống rãnh nước tuyến lò XVVT-35 Cánh tây để nâng cao năng lực thoát nước cho mức -35.

      Tập đoàn sẽ tổ chức phúc tra công tác thoát nước và phòng ngừa bục nước trong mùa mưa bão năm 2023; Vì vậy yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, giao các ban: KCM, AT, CV đôn đốc các đơn vị thực hiện.

      Văn bản chi tiết số: 3907/TKV-KCM ngày 14/8/2023./.

Tác giả bài viết: Thái Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây